Dowiedz się, i w umowie o dofinansowanie. Dowiedz się, czy w Twojej sytuacji możliwa jest

Możesz także

S korzystaj

O Programie

Wiadomości

P unkty Informacyjne

Godło/

logo

Wielkopolskiego

Serwis Regionalnego Programu Województwa

Szukaj w serwisie

Realizuję projekt

Szukaj:

Ben eficjent

Ben eficjent końcowy

Ben eficjent ostateczny

S zukaj

Ogólne informacje o Funduszach Europejskich

Portal Funduszy Europejskich

Programy krajowe

Inteligentny rozwój

Infrastruktura i środowisko

Wiedza, edukacja, rozwój

Polska Cyfrowa

Polska Wschodnia

Pomoc techniczna

Europejska Współpraca Terytorialna

Programy regionalne dla województwa

dolnośląskiego

kujawsko-pomorskiego

lubelskiego

lubuskiego

łódzkiego

małopolskiego

mazowieckiego

opolskiego

podkarpackiego

podlaskiego

pomorskiego

śląskiego

świętokrzyskiego

warmińsko-mazurskiego

wielkopolskiego

zachodniopomorskiego

zmiana umowy o

dofinansowanie

Strona główna > Realizuję projekt

Dowiedz się co zrobić, by dokonać zmian w projekcie

Zobacz również

Pobierz wzory dokumetów

Zasady wprowadzania zmian

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie Beneficjent informuje pisemnie IZ RPO WZ o wszelkich zmianach w realizacji projektu przed ich wprowadzeniem i nie później niż przed planowanym ostatecznym zakończeniem realizacji projektu. Zmiany należy zgłosić niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn zmian w formie pisma lub Arkusza zmian. Niezaleźnie od wyboru formy zgłoszenia zmiany powinna ona zawierać wyczerpujący opis przyczyn zmian, propozycje zmian wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem. Dodatkowo, jeśli wprowadzana zmiana tego wymaga, należy dostarczyć poniższe dokumenty:

aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu,

aktualny harmonogram składania wniosków o płatność,

zestawienia wartości i terminów osiągania poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu

dla projektu, w sposób analogiczny jak zostało to określone we wniosku o dofinansowanie,

•

•

•

IZ RPO analizuje, czy proponowane zmiany są dopuszczalne, czy nie powodują one istotnych modyfikacji projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 oraz podejmuje decyzję, czy:

proponowane zmiany w projekcie zostają zaakceptowane i wymagają sporządzenia aneksu proponowane zmiany w projekcie zostają zaakceptowane i nie wymagają sporządzenia

aneksu

proponowane zmiany zostają odrzucone.

•

•

•

Poleć innym:

FB

NK

YT

G+

Twitt.

Pint.

l ogo NSS

l ogo UE

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu...

2013 © Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Znajdź Punkt Informacyjny

Główny Punkt Informacyjny w Regionie

ul. Żurawia 3/5,

00-503 Poznań

pn. – pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00

tel. 22 123 45 67, 22 123 45 67

icon

Portal Funduszy

Europejskich

S trona główna

Często zadawane pytania

Pobierz publikacje

Słownik

Prawa autorskie

Dostępna strona

Kontakt

English

Polityka prywatności

Formaty plików do pobrania

Newsletter

Zgłoś

Czy treść na tej stronie była pomocna?

Urząd Marszałkowski

Serwisy

Programów

FB

NK

YT

G+

Twitt.

Pint.

Wytyczne dotyczące wprowadzania zmian w projekcie (PDF 2,22 MB)

Wzór Arkusza Zmian (PDF 2,22 MB)

Kiedy można wprowadzić zmiany?

Zmiany w umowie o dofinansowanie możliwe są w sytuacji, gdy:

wartość zakładanych wskaźników produktów lub przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowalnych jest wyższa niż 10% (dla JST 15%) oraz niższa niż 25% ich wartości a cele projektu pozostają bez zmian. Zmiana wymaga pisemnej akceptacji IZ WRPO oraz sporządzenia aneksu do umowy;

wartość zakładanych wskaźników produktów lub przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowalnych jest niższa niż 10% (dla JST 15%). IZ WRPO może wyrazić pisemny sprzeciw w stosunku do planowanej zmiany;

wartość wskaźników rezultatu w wyniku realizacji projektu nie została osiągnięta, nie naruszając celów projektu.

Zmiana wymaga pisemnej akceptacji IZ WRPO oraz sporządzenia aneksu do umowy;

dotyczą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana wymaga pisemnej akceptacji IZ WRPO oraz sporządzenia aneksu do umowy.

•

•

•

•

•

Umowa o dofinansowanie projektu może zostać zmieniona, jednak planowane zmiany nigdy nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania projektu.

Możliwość zmiany umowy o dofinansowanie

Zmiany w umowie o dofinansowanie możliwe są w sytuacji, gdy:

1) zmiany osób reprezentujących Beneficjenta, siedziby, innych danych formalno–prawnych;

2) zmiany numeru rachunku bankowego wskazanego do obsługi projektu;

3) zmiana okresu realizacji projektu, której przyczynami są między innymi:

•

•

•

•

•

•

•

W przypadku zmian do Umowy wymagających zawarcia kolejno w niedługim okresie czasu

kilku aneksów, za obopólną zgodą Stron Umowy moŜe zostać zawarty jeden aneks uwzględniający te zmiany. W takim przypadku, do czasu zawarcia aneksu Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej RPO WZ na piśmie o kolejnych zmianach, które zostaną ujęte we wspólnym jednym aneksie.

rozstrzygnięcie postępowania o zamówienie publiczne, na całość lub element robót, usług lub dostaw określonych we wniosku aplikacyjnym, którego następstwem jest zmiana wartości zamówienia oraz terminów realizacji projektu;

zdarzenia, których nie można było przewidzieć w trakcie opracowywania dokumentacji aplikacyjnej lub sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zdarzenia nieprzewidziane, np. kolizje wykonywanych robót z elementami infrastruktury podziemnej, których nie pokazał operat geodezyjny (wtórnik);

okoliczności o charakterze siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki, działania terrorystyczne, epidemie, itd.);

awarie urządzeń lub instalacji budowy, których wystąpienie jest równieŜ niezaleŜne od człowieka;

inne zdarzenia losowe mające wpływ na czas realizacji projektu (np. śmierć beneficjenta, niezdolność do pracy z powodu choroby lub wypadku);

wywłaszczenia nieruchomości, jeśli nie mogły one być przewidziane w chwili podejmowania zobowiązania;

błędy oraz niedopatrzenia powstałe w wyniku działalności człowieka, których skutki mogą doprowadzić do znacznej modyfikacji pierwotnych założeń projektu.

pod jakimi warunkami

kiedy można wprowadzać zmiany

pobrać niezbędne pliki